\section{Introducci\'on}

En este informe presentamos la planificaci\'on de las iteraciones para la segunda etapa del
proyecto NOALTROLL.

El trabajo de esta etapa es, en varios sentidos, mucho m\'as complejo que el de la anterior: no
s\'olo se desea agregar mucha funcionalidad \textit{core}, sino que tambi\'en se agregan varios
puntos de interacci\'on con sistemas externos. M\'as importante a\'un, se espera que la aplicaci\'on
sea capaz de soportar una cantidad de tr\'afico muy considerable, para la cual el sistema actual
no estaba pensado.

Por los motivos anteriores, se abandona SCRUM como metodolog\'ia de trabajo en pos de un enfoque
un poco m\'as tradicional, para darle m\'as espacio al relevamiento de requerimientos (tanto los 
puramente funcionales como atributos de calidad) y el dise\~no de una arquitectura acorde.

El plan desarrollado para esta nueva etapa sigue el modelo RUP, y se documenta a continuaci\'on.
Primero se describir\'an los casos de uso identificados. En base a esto se detallan las distintas
iteraciones que se planificaron y de qu\'e consta cada una. En la \'ultima secci\'on se encuentra
el an\'alisis de los riesgos m\'as importantes que se detectaron.